# Umsetzungsplan und Roadmap – Refaktorierung Shinkan Jinkendo

**Aktueller Stand (laufend):**

- **Phase 0:** abgeschlossen – siehe **[BASELINE_SNAPSHOT.md](./BASELINE_SNAPSHOT.md)** (Bundle festgehalten, API-/k6-Vorlagen + Skripte unter `scripts/load/`). **Phase 2** startet erst danach (Vergleich nach Umsetzung gegen Baseline).
- **Phase 1 (Teil):** Dashboard: kein zweites `getCurrentProfile`; eine `listTrainingUnits`-Abfrage für „Nächste Termine“ + Notiz-Pool; Playwright **Test 8** in `dev-smoke-test.spec.js` sichert API-Budget ab.
- **Phase 1 (Teil):** Org-Inbox: **ein** gemeinsamer Ladepfad `fetchOrgInboxSnapshot` für Mount-`useEffect` und `refreshOrgInbox` (gleiche Requests, weniger Drift-Risiko; Verhalten unverändert).
- **Phase 1 / 2 (Teil):** Dashboard-KPIs: **`GET /api/dashboard/kpis`** (ein Roundtrip); Playwright-Test 8 angepasst.
- **Phase 2 (Teil):** Listen-Indizes **058** (`exercises` Sortierung/`created_by`) und **059** (`training_units` Kalenderliste ohne Blueprint).
- **Offen Phase 1:** Inbox optional **TTL** / nur bei sichtbarem Widget.
- **Phase 1:** **verzögertes Erstlade** Org-Inbox per Idle ist umgesetzt.

**Ziel:** Nach MVP eine **nachhaltige** Architektur für Wachstum, **Performance** (Server + schwache Clients) und **sichere Feature-Erweiterung**.  
**Leitdokumente:** [ZIELBILD_ARCHITEKTUR.md](./ZIELBILD_ARCHITEKTUR.md), [SCHULDEN_UND_REMEDIATION.md](./SCHULDEN_UND_REMEDIATION.md), [VERBINDLICHE_REGELN_SHINKAN.md](./VERBINDLICHE_REGELN_SHINKAN.md).

---

## Leitplanken (vereinbart)

- **Kein Breaking** der Zugriffsschicht: neue und geänderte Endpoints folgen `get_tenant_context` / Audit wie bisher.
- **Inkrementell:** Jede Phase liefert **nutzbaren** Stand (kein Big-Bang-Stillstand).
- **Neue Features** während der Roadmap: **S8 Checkliste** und **S1/S3** strikt; wo möglich gleich im neuen API-Modul-Pfad.

---

## Phase 0 – Baseline (kurz, Pflicht)

**Status:** **Erledigt** (2026-05-13). Siehe **`docs/architecture/BASELINE_SNAPSHOT.md`** und **`scripts/load/`**.

| Task | Output |
|------|--------|
| API p95 der Top-5-Routen messen (z. B. `profiles/me`, `exercises` list, `training-units` list, `media-assets` list) | Vorlage + Messverfahren in **BASELINE_SNAPSHOT.md**; Werte nach erstem Lauf auf Dev/Prod eintragen |
| Ein Lasttestszenario (Login → Dashboard → Übungen → Planung) | Playwright `npm run test:e2e` + k6 **`scripts/load/k6-health-baseline.js`** (README dort) |
| Bundle: Grösse Einstieg + schwerste Route | In **BASELINE_SNAPSHOT.md** dokumentiert (Auszug `vite build`) |

**Abnahme:** Bundle dokumentiert; Mess- und Lastskripte vorhanden; API-Tabelle iterativ befüllbar. **Phase 2** beginnt nach diesem Freeze-Punkt.

---

## Phase 1 – Quick Wins Netzwerk (hoher ROI, geringes Risiko)

**Fokus:** Weniger redundante Requests, bessere Mobile-UX, kaum strukturelle Risiken.

| Task | Bezug Remediation | Status |
|------|-------------------|--------|
| Dashboard: Doppel-`getCurrentProfile` auflösen; kanonisches Profil klären | A3 | erledigt |
| Dashboard: `listTrainingUnits`-Reduktion (ein Call statt zweier identischer) | A3 | erledigt |
| Dashboard: `listExercises`-Doppelabruf / Summary-Call | A3, B1 | erledigt (`GET /api/dashboard/kpis`) |
| Org-Inbox: Ladestrategie; Umsetzung Teil 1 (gemeinsamer Ladepfad, keine doppelte Logik) | A3 | erledigt |
| Org-Inbox: TTL / verzögertes Laden (nur nach Bedarf) | A3 | teils (Erstlade per `requestIdleCallback`, max. 1,5s) |

**Abnahme:** Kein funktionales Leck; Netzwerk-Tab zeigt messbar weniger parallele gleiche Muster beim ersten Dashboard-Load.

---

## Phase 2 – Backend Lesepfade (Skalierung „viele Nutzer“)

**Voraussetzung:** Phase 0 abgeschlossen (**[BASELINE_SNAPSHOT.md](./BASELINE_SNAPSHOT.md)**). Nach Umsetzung Phase 2 p95 / Bundle mit Baseline vergleichen.

**Fokus:** DB und API stabil unter parallelen Lesern.

| Task | Bezug |
|------|--------|
| `EXPLAIN` + Index-Tuning für `list_exercises` und nächste schwere Listen | B2 |
| Summary-API finalisieren/erweitern falls in P1 nur Teilbereich | B1 |
| Optional: erste Keyset-Pagination für eine Liste mit bekanntem Sort-Key | B3 |

**Teil erledigt (2026-05-14):** Migration **058** (`exercises`: globale `updated_at`-Sortierung / `created_by`+`updated_at`), **059** (Teilindex Kalenderliste; wird durch **061** ersetzt/erweitert), **060** (`exercises`: Partial-Indizes `official`/`club` inkl. Archiv-Filter; Junction `is_primary` für List-Subqueries); **061** (`training_units`: zwei Teilindizes ASC/DESC inkl. `id` für Keyset); **Keyset** für `GET /api/exercises` (`cursor_updated_at` + `cursor_id`, UI „Mehr laden“ in Liste + Picker) und **Keyset** für `GET /api/training-units` (`cursor_planned_date` + `cursor_id`, optional `cursor_planned_time`; bei Keyset ist `limit` Pflicht). Rest: `EXPLAIN` unter Produktionsvolumen, Fähigkeits-Level-Filter nur bei Bedarf (ggf. Ausdrucks-Index); Frontend-„Mehr laden“ für lange Trainingslisten (Planung) optional.

**Abnahme:** p95 der optimierten Routen **verbessert** ggü. Phase 0 oder dokumentierte Obergrenze eingehalten.

---

## Phase 3 – Frontend-Struktur (Wartbarkeit + Client-Performance)

**Fokus:** God-Pages abbauen, Virtualisierung wo nötig.

| Task | Bezug |
|------|--------|
| Eine Page komplett zerteilen als Referenz (z. B. `TrainingPlanningPage` **oder** `ExerciseFormPage`) – Rest priorisiert nach Nutzung | A1 |
| Virtualisierung für die längste produktive Liste | A1, S2 |
| Schwere Imports auf `import()` umziehen (gezielt) | A4 |

**Abnahme:** Referenz-Page unter Soft-Limit; Regel S1 für neue Änderungen durchsetzbar.

---

## Phase 4 – API-Client Modularisierung

**Fokus:** Wartbarkeit für viele neue Features.

| Task | Bezug |
|------|--------|
| `frontend/src/api/` anlegen, `request`/`client` zentral | A2 |
| Facade: bestehende Importe von `utils/api` nicht sofort alle brechen; Migration in Wellen | A2 |
| Neue Endpoints nur noch in Domänen-Dateien | S3 |

**Abnahme:** Anteil neuer Module > X% der neuen Zeilen (Team-Ziel); Monolith wächst nicht weiter.

---

## Phase 5 – Vertiefung DB & Pagination

**Fokus:** Wachstum Datenbestand.

| Task | Bezug |
|------|--------|
| Keyset für weitere Listen | B3 |
| Weitere Query-Refactorings nach Monitoring | B2 |

**Abnahme:** Dokumentierte Paginierungs-API; keine Regression in der Zugriffsschicht.

---

## Meilensteine (empfohlen)

| Meilenstein | Inhalt |
|-------------|--------|
| **M1** | Phase 0 + 1 abgeschlossen, HANDOVER aktualisiert |
| **M2** | Phase 2 abgeschlossen, Lasttest wiederholt |
| **M3** | Phase 3 Referenz-Page + Virtualisierung live |
| **M4** | Phase 4 migrationsbereit für alle neuen Features |
| **M5** | Phase 5 für Top-Listen abgeschlossen |

---

## Parallel: neue Features

- Jedes Feature: [VERBINDLICHE_REGELN_SHINKAN.md](./VERBINDLICHE_REGELN_SHINKAN.md) **S8**.
- Berührung schwerer Pfade: kurzer Performance-Nachweis (S7).

---

## Risiken und Mitigation

| Risiko | Mitigation |
|--------|------------|
| Summary-Endpoint falsch gefiltert | Code-Review + Abgleich mit Einzel-Endpoint-Logik; Tests mit mehreren Rollen |
| Refaktor bricht PWA/Offline | Smoke-Test nach grossen Frontend-Phasen |
| Keyset bricht alte Clients | Versionierte Query-Parameter oder Übergangsfenster |

---

## Pflege

Nach jeder Phase: **README** dieses Bündels prüfen; **Roadmap** Checkboxen/Status; **HANDOVER** nächste Phase nennen.
